## Opis

Urejevalnik urnikov se uporablja za ustvarjanje, urejanje, izračun in brisanje časovnih planov.

Urejevalnik razporeda ima tri podpoglede, ki prikazujejo rezultate razporejanja.

Podpogled rezultatov prikazuje vrednosti, potrebne za analizo PERT, vključno z zgodnjim začetkom in ciljem, poznim začetkom in ciljem, skupaj z različnimi vrstami pomičnosti.

Podpogled Kritična pot prikazuje naloge, ki spadajo v kritično pot.

Podpogled dnevnika razporejanja prikazuje seznam sporočil, ustvarjenih med razporejanjem.

## Orodna vrstica

Orodna vrstica ponuja sredstva za ustvarjanje, brisanje in izračun urnikov:

Gumb | Bližnjica | Opis
Dodaj časovni plan | &Ctrl;I | Gumb za ustvarjanje skupine virov. Nova skupina je dodana na koncu skupin.
Dodaj časovni pod-plan | &Ctrl;&Shift;I | Gumb za ustvarjanje časovnega pod-plana. Nov plan je trenutno izbranemu urniku dodan kot podrejeni.
Izbriši | Izbriši | Izbriše izbrani časovni plan.
Izračunaj |  | Izračuna izbrani časovni plan.
Izhodišče |  | Osnova izbranega časovnega plana. Preprečuje ponoven izračun ali brisanje časovnega plana.
Loči |  | Izbrani pod-plan naredi za vrhnjega

## Urejanje podatkov

Podatke je mogoče urejati sproti, kot je opisano tukaj.

Naslednji stolpci so privzeto prikazani:

Stolpec | Opis
Ime | Ime časovnega plana.
Stanje | Stanje časovnih planov. Med razporejanjem prikazuje vrstico napredka.
Smer | Smer načrtovanja. Če je smer Naprej, je projekt načrtovan za začetek ob najzgodnejšem času začetka projekta, določenem v glavnem pogovornem oknu projekta. Če je smer Nazaj, je projekt načrtovan za začetek ob zadnjem končnem času projekta, določenem v glavnem pogovornem oknu projekta.
Presežna rezervacija | Nadzoruje prezasedenost virov pri razporejanju. Če je presežna rezervacija dovoljena, se lahko vir rezervira (ob delovnih dnevih), da deluje več, kot je na voljo. To se lahko zgodi, če je vir dodeljen več nalogam ali je rezerviran za druge projekte. Če se želimo izogniti presežni rezervaciji, viri ne bodo rezervirani več, kot so na voljo. V primeru konflikta virov bodo naloge odložene, dokler vir ni na voljo.
Distribucija | Distribucija, ki bo uporabljena med razporejanjem. Če je porazdelitev »Brez«, se ocena naloge med razporejanjem uporabi takšna, kot je. Če je porazdelitev 'PERT', se uporabljena ocena (E) izračuna na podlagi vnesene optimistične (O), pesimistične (P) in najverjetnejše (M) ocene. Za to se uporablja formula: E = (O + 4 * M + P) / 6.
Načrtovan začetek | Načrtovani začetni čas.
Načrtovani zaključek | Načrtovani končni čas.
Razporejevalnik | Razporejevalnik, ki se uporablja za izračun urnika projekta. Privzeti vgrajeni razporejevalnik je omrežni razporejevalnik.

## Konfiguracija

S kontekstnim menijem lahko pogled konfigurirate tako, da razdeli/razdeli drevesni pogled, ali pa ga konfigurirate s pogovornim oknom za konfiguracijo. Konfiguracijsko pogovorno okno vam omogoča, da količino informacij, ki jih prikaže pogled, prilagodite svojim potrebam. |