## Descrição

O editor de tarefas é usado para criar, editar e excluir tarefas.

As tarefas podem ser organizadas em uma estrutura hierárquica em árvore com qualquer nível de profundidade.

## Barra de ferramentas

A barra de ferramentas fornece os meios para criar, excluir e mover tarefas e marcos:

Botão | Atalho | Descrição
Adicionar tarefa | &Ctrl;I | Caixa suspensa para criar uma tarefa ou marco. O novo item é posicionado após o item atualmente selecionado, no mesmo nível que ele. Se nenhum item for selecionado, o novo item será adicionado no nível superior.
| &Ctrl;&Alt;I
Adicionar sub-tarefa | &Ctrl;&Shift;I | Caixa suspensa para criar uma subtarefa ou marco. O novo item é anexado como um filho do item atualmente selecionado.
| &Ctrl;&Shift;&Alt;I
Excluir tarefa | Excluir | Exclui as tarefas selecionadas.
Recuar tarefa |  | Anexa a tarefa selecionada como uma tarefa filha da tarefa acima.
Retirar recuo da tarefa |  | Move a tarefa selecionada um nível acima, inserindo-a após a tarefa pai atual.
Mover para cima |  | Move a tarefa selecionada uma posição para cima.
Mover para baixo |  | Move a tarefa selecionada uma posição para baixo.

Observe que você também pode mover ou copiar tarefas usando arrastar e soltar ou copiar/colar.

## Editando dados

Os dados podem ser editados diretamente conforme descrito aqui ou usando a caixa de diálogo de configurações da tarefa.

As colunas a seguir são exibidas por padrão:

Coluna | Descrição
Nome | O nome da tarefa.
Status | Status da tarefa
Responsável | A pessoa responsável por esta tarefa.
Alocação | Lista de alocações do recursos.
Tipo | O tipo da tarefa ou da estimativa usada na mesma. O tipo pode ser definido como Marco, Esforço ou Duração. Nota: Se o tipo for Resumo ou Projeto, o tipo não é editável.
Calendário | O calendário usado quando o tipo de estimativa é por Duração.
Estimativa | A estimativa mais provável. A estimativa é a quantidade esperada de esforço ou tempo necessário para concluir uma tarefa. Ela pode ser expressa em diferentes unidades: h (horas), d (dias), w (semanas) e M (meses).
Proporção otimista | Estimativa otimista expressa como uma porcentagem negativa da estimativa mais provável. (Ex.: -20%). Isso só é utilizado se uma distribuição PERT for usada.
Proporção pessimista | Estimativa pessimista expressa como uma porcentagem positiva da estimativa mais provável. (Ex.: 50%). Isso só é utilizado se uma distribuição PERT for usada.
Risco | O risco controla a distribuição PERT usada ao calcular as estimativas atuais para esta tarefa.
Restrição | O tipo de restrição de tempo.
Início da restrição | Hora do início da restrição.
Fim da restrição | Hora do fim da restrição.
Conta operacional | Conta para os custos operacionais.
Conta inicial | Conta para os custos decorridos do início da tarefa.
Custo inicial | O custo decorrido do início da tarefa.
Conta de encerramento | Conta para os custos decorridos do encerramento da tarefa.
Custo de encerramento | O custo decorrido do encerramento da tarefa.
Descrição | Notas da tarefa.

## Painel de módulos da tarefa

Os módulos de tarefas são grupos de tarefas que podem ser reutilizadas em diferentes projetos.

Isso possibilita aproveitar a experiência passada e padronizar operações semelhantes.

Um módulo de tarefa é inserido em seu projeto arrastando-o do painel e soltando-o em seu projeto.

Um módulo de tarefa é um arquivo de plano regular e é projetado usando o &plan; da mesma forma que se projeta um projeto regular.

Um módulo de tarefas, no entanto, normalmente inclui apenas tarefas, estimativas e dependências.

O nome do projeto é exibido no painel e a descrição é usada como dica de ferramenta.

Um módulo pode ser aberto para inspeção ou edição clicando duas vezes sobre ele.

Os módulos podem ser agrupados armazenando-os em diretórios diferentes. O local de busca é configurado na caixa de diálogo de configurações do projeto.

Os valores padrão para novos projetos podem ser definidos usando a caixa de diálogo de configuração. Veja configure-plan-dialog.

## Painel de recursos

O painel de recursos oferece uma maneira simples de alocar recursos para tarefas, selecionando os recursos necessários e arrastando-os para a coluna Alocação.

Um recurso também pode ser adicionado à coluna Responsável.

## Painel de alocações

O painel de alocações exibe a alocação de recursos atual para a tarefa selecionada.

## Configuração

Usando o menu de contexto, a visualização pode ser configurada para mostrar/ocultar o projeto, dividir/unificar a visualização em árvore ou pode ser configurada usando a caixa de diálogo de configuração.

A caixa de diálogo de configuração permite que você personalize a quantidade de informações que a visualização exibe para atender às suas necessidades. |