За допомогою діаграми швидкодії завдання ви зможете докладно проаналізувати кожне з підзавдань або завдань із тими самими індексами, що і на панелі перегляду швидкодії проєкту.

Корисно для довгих і складних проєктів.

За допомогою лівої частини вікна ви зможете вибрати будь-яке окреме підзавдання або ціле завдання. У правій частині вікна буде показано відповідну діаграму.

де

- БВЗР — бюджетна вартість запланованої роботи,

- БВВР — бюджетна вартість виконаної роботи,

- ПВВР — поточна вартість виконаної роботи.

Усі ці величини вимірюються як обсяг робіт у годинах або вартості.

ІШ — індекси швидкодії, де

- ІВР — індекс вартості роботи,

- ІВЗ — індекс виконання плану.