# Progresso

## Descrição

&WORK-IN-PROGRESS;

A visualização de progresso lista os projetos em seu portfólio à esquerda e mostra informações de progresso para o projeto selecionado à direita.

As tarefas são divididas em grupos dependendo do status da tarefa:

Não iniciado | Tarefas que já deveriam ter sido iniciadas.
Em execução | Tarefas que foram iniciadas, mas ainda não concluídas.
Concluído | Tarefas concluídas neste período
Próximo período | Tarefas que estão programadas para serem iniciadas no próximo período.

## Editando dados

As informações de progresso podem ser editadas diretamente na página ou através da caixa de diálogo de progresso da tarefa. |

As colunas a seguir são exibidas por padrão:

Coluna | Descrição
Nome | O nome da tarefa.
Status | Status da tarefa
% Completamento | Completamento de tarefa
Esforço planejado | A quantidade de trabalho planejada para ser utilizada ao final do período atual.
Esforço atual | A quantidade de trabalho despendido.
Esforço restante | O esforço restante necessário para concluir a tarefa.
Custo planejado | O custo previsto para o final do período atual.
Custo real | O custo real incorrido.
Início real | O horário de início real da tarefa.
Fim real | O horário real de término da tarefa.

## Configuração

Usando o menu de contexto, a visualização pode ser configurada para dividir/desdividir a visualização em árvore. Ou pode ser configurada usando a caixa de diálogo de configuração.

A caixa de diálogo de configuração permite que você personalize a quantidade de informações que a visualização exibe para atender às suas necessidades. |