En el gráfico de desempeño de la tarea, podemos analizar en profundidad cada subtarea o tarea con los mismos índices que para la vista de desempeño del proyecto.

Esto es realmente útil en un proyecto largo y complicado.

En la ventana izquierda puede elegir cualquier subtarea o una tarea completa para que aparezca el gráfico correspondiente en la ventana de la derecha.

donde:

- BCWS significa «Costo presupuestado del trabajo planificado»,

- BCWP significa «Costo presupuestado del trabajo realizado»,

- ACWP significa «Costo real del trabajo realizado».

Todos ellos se consideran un esfuerzo en horas y costos.

PI son los índices de desempeño, donde:

- CPI es el «Índice de desempeño del costo»,

- SPI es el «Índice de desempeño planificado».