# Napredek

## Opis

&WORK-IN-PROGRESS;

Pogled napredka navaja projekte v vašem portfelju na levi in prikazuje informacije o napredku za izbrani projekt na desni.

Naloge so razdeljene v skupine glede na stanje naloge:

Ni se začelo | Naloge, ki bi jih zdaj že morali začeti.
V teku | Naloge, ki so bile začete, a še niso dokončane.
Dokončano | Naloge, ki so bile v tem obdobju končane
Naslednje obdobje | Naloge, ki so načrtovane za začetek v naslednjem obdobju.

## Urejanje podatkov

Podatke o napredku je mogoče urejati neposredno ali v pogovornem oknu napredka naloge. |

Naslednji stolpci so privzeto prikazani:

Stolpec | Opis
Ime | Ime naloge.
Stanje | Stanje naloge
% dokončanja | Dokončanje naloge
Načrtovani napor | Količina dela, načrtovana za uporabo ob koncu tekočega obdobja.
Dejanski napor | Količina porabljenega dela.
Preostali napor | Preostali napor potreben za dokončanje naloge.
Načrtovani stroški | Načrtovani stroški ob koncu tekočega obdobja.
Dejanski stroški | Dejanski nastali stroški.
Dejanski začetek | Dejanski začetni čas naloge.
Dejanski zaključek | Dejanski končni čas naloge.

## Konfiguracija

S kontekstnim menijem lahko pogled konfigurirate tako, da razdeli/razdeli drevesni pogled, ali pa ga konfigurirate v pogovornem oknu za konfiguracijo.

Konfiguracijsko pogovorno okno vam omogoča, da količino informacij, ki jih prikaže pogled, prilagodite svojim potrebam. |