## Descrição

A visualização de execução de tarefas é usada para inspecionar informações sobre o desempenho das tarefas.

## Dados

As informações de progresso podem ser editadas diretamente na página, conforme descrito aqui, ou através da caixa de diálogo de progresso da tarefa. |

As colunas a seguir são exibidas por padrão:

Coluna | Descrição
Nome | O nome da tarefa.
Status | Status da tarefa
% Completado | Completamento de tarefa
Responsável | A pessoa responsável por esta tarefa.
Atribuição | Os recursos atribuídos a esta tarefa.
SPI | Índice de Desempenho do Agendamento. (BCWP / BCWS)
BCWS | Custo Orçado do Trabalho Agendado.
BCWP | Custo Orçado do Trabalho Executado.
ACWP | Custo Real do Trabalho Executado.
Descrição | Descrição da tarefa

## Configuração

Usando o menu de contexto, a visualização pode ser configurada para mostrar/ocultar o projeto, dividir/unificar a visualização em árvore ou pode ser configurada usando a caixa de diálogo de configuração.

A caixa de diálogo de configuração permite que você personalize a quantidade de informações que a visualização exibe para atender às suas necessidades. |