# Планування

## Опис

&WORK-IN-PROGRESS;

За допомогою панелі перегляду планування ви можете запланувати проєкти у вашому портфоліо. Проєкти буде заплановано за їхньою пріоритетністю.

Встановіть для параметра Керування значення Розклад для проєкту або проєктів, які ви хочете запланувати. Встановіть для параметра Керування значення Включити, щоб призначення ресурсів (виконавців) було включено у розподіл ресурсів за рівнями. Встановіть для параметра Керування значення Виключити, якщо ви хочете виключити проєкт.

Якщо ваші проєкти спільно використовують ресурси з проєктами, які не є частиною вашого портфоліо, ці проєкти має бути включено, щоб розподіл ресурсів за рівнями працював належним чином. Див. content-editor.

Панель перегляду поділено на три розділи:

- scheduling-projecttable.

- scheduling-control.

- scheduling-log.

## Таблиця проєктів

Назва | Опис
Назва | Назва проєкту
Розклад | Назва розкладу
Стан | Стан планування
Керування | Керування плануванням може мати такі значення: Розклад: проєкт матиме план. Включити: прив'язку ресурсів буде включено до розподілу ресурсів за рівнями. Виключити: проєкт не буде включено.
Пріоритетність | Пріоритетність проєкту. Чим більшим буде значення, тим вищою буде пріоритетність.
Призначений початок | Найраніший час початку проєкту
Призначений кінець | Найпізніший час завершення проєкту
Опис | Опис проєкту

## Керування плануванням

## Журнал планування