# Opis

Pogled uspešnosti projekta je grafikon vodenja projekta, kjer je mogoče razumeti dejansko stanje projekta glede na metodo prislužene vrednosti.

kjer:

- BCWS pomeni načrtovano delo s proračunskimi stroški,

- BCWP pomeni proračunske stroške opravljenega dela,

- ACWP pomeni dejanske stroške opravljenega dela.

Vse to se šteje kot napor v urah in stroških.

PI so indeksi uspešnosti, kjer:

- CPI je indeks stroškovne učinkovitosti,

- SPI je indeks uspešnosti časovnega plana.