## Descrizione

L'editor delle pianificazioni è utilizzato per creare, modificare, calcolare ed eliminare le pianificazioni.

L'editor delle pianificazioni ha tre sotto-viste che mostrano i risultati della pianificazione.

La sotto-vista Risultato mostra i valori necessari per l'analisi PERT tra cui inizio e fine anticipati, inizio e fine ritardati insieme a diversi tipi di scorrimenti.

La sotto-vista Percorso critico mostra le attività che appartengono al percorso critico.

La sotto-vista Registro di pianificazione mostra un elenco di messaggi prodotti durante la pianificazione.

## Barra degli strumenti

La barra degli strumenti forniscono il modo per creare, eliminare e calcolare le pianificazioni:

Pulsante | Scorciatoia | Descrizione
Aggiungi pianificazione | &Ctrl;I | Pulsante per creare un gruppo di risorse. Il nuovo gruppo viene aggiunto alla fine dei gruppi.
Aggiungi sotto-pianificazione | &Ctrl;&Shift;I | Pulsante per creare una sotto-pianificazione. La nuova pianificazione viene aggiunta come figlia all'elemento attualmente selezionato.
Elimina | Elimina | Elimina la pianificazione selezionata.
Calcola |  | Calcolo la pianificazione selezionata.
Punto di riferimento |  | Crea punto di riferimento con la pianificazione selezionata. Impedisce che la pianificazione venga ricalcolata o eliminata.
Stacca |  | Trasforma la sotto-pianificazione selezionata in una pianificazione principale

## Modificare i dati

I dati possono essere modificati in linea come descritto qui.

Le seguenti colonne sono visualizzate in modo predefinito:

Colonna | Descrizione
Nome | Il nome della pianificazione.
Stato | Lo stato della pianificazione. Mostra una barra di avanzamento durante la pianificazione.
Direzione | La direzione della pianificazione. Se la direzione è Avanti, il progetto è programmato a partire dal primo orario di inizio del progetto specificato nella finestra principale del progetto. Se la direzione è indietro, il progetto è pianificato a partire dall'ultimo orario di fine del progetto specificato nella finestra principale del progetto.
Sovra-utilizzo | Controlla il sovra-utilizzo della risorsa quando si pianifica. Se il sovra-utilizzo è consentito, una risorsa può essere prenotata (nei giorni lavorativi) per lavorare più di quanto sia disponibile. Ciò può accadere se la risorsa è allocata su più attività o è prenotata su altri progetti. Se si deve evitare il sovra-utilizzo, le risorse non saranno prenotate più di quanto siano disponibili. In caso di conflitto di risorse, le attività saranno ritardate fino a quando la risorsa non sarà disponibile.
Distribuzione | La distribuzione da usare durante la pianificazione. Se la distribuzione è «Nessuna», la stima dell'attività viene utilizzata così com'è durante la pianificazione. Se la distribuzione è «PERT», la stima (E) utilizzata viene calcolata in base alla stima ottimistica (O), pessimistica (P) e più probabile (M) immessa. La formula utilizzata per questo è: E = (O + 4 * M + P) / 6.
Inizio pianificato | L'ora d'inizio pianificata.
Fine pianificata | L'ora di fine pianificata.
Pianificatore | Il pianificatore usato per calcolare la pianificazione del progetto. Il pianificatore integrato predefinito è Network Scheduler.

## Configurazione

Utilizzando il menu contestuale, la vista può essere configurata per dividere/riunire la vista ad albero o può essere configurata utilizzando la finestra di configurazione. La finestra di configurazione consente di personalizzare la quantità di informazioni visualizzate dalla vista in base alle proprie esigenze. |