Na grafikonu uspešnosti naloge lahko podrobno analiziramo vsako podnalogo ali nalogo z enakimi indeksi kot za pogled uspešnosti projekta.

To je zelo uporabno pri dolgem in zapletenem projektu.

V levem oknu lahko izberete vsako posamezno pod-nalogo kot tudi celotno nalogo, nato pa se bo v desnem oknu pojavila ustrezna tabela.

kjer:

- BCWS pomeni načrtovano delo z načrtovanimi stroški,

- BCWP pomeni načrtovane stroške opravljenega dela,

- ACWP pomeni dejanske stroške opravljenega dela.

Vse to se šteje kot napor v urah in stroških.

PI so indeksi uspešnosti, kjer:

- CPI je indeks stroškovne učinkovitosti,

- SPI je indeks uspešnosti časovnega plana.