## Beskrivning

Schemaeditorn används för att skapa, redigera, beräkna och ta bort tidplaner.

Schemaeditorn har tre delvyer som visar resultatet av schemaläggningen.

Delvyn med resultat visar värden som behövs för PERT-analys inklusive tidig start och avslutning, sen start och avslutning med olika typer av marginal.

Delvyn med kritisk linje visar aktiviteterna som hör till den kritiska linjen.

Delvyn med schemaläggningslogg visar en lista av meddelanden som produceras under schemaläggning.

## Verktygsrad

Verktygsraden tillhandahåller möjlighet att skapa och ta bort tidplaner:

Knapp | Genväg | Beskrivning
Lägg till tidplan | &Ctrl;I | Knapp för att skapa en resursgrupp. Den nya gruppen läggs till sist i grupperna.
Lägg till deltidplan | &Ctrl;&Shift;I | Knapp för att skapa en deltidplan. Den nya tidplanen läggs till sist som ett underliggande objekt till tidplanen som för närvarande är markerat.
Ta bort | Ta bort | Tar bort den markerade tidplanen.
Beräkna |  | Beräknar den markerade tidplanen.
Baslinje |  | Gör den markerade tidplanen till baslinje. Förhindrar tidplanen från att beräknas om eller tas bort.
Koppla loss |  | Gör den markerade deltidplanen till en topptidplan

## Redigera data

Data kan redigeras på plats som beskrivs här.

Följande kolumner visas normalt:

Kolumn | Beskrivning
Namn | Tidplanens namn.
Tillstånd | Tidplanens tillstånd. Visar en förloppsrad under schemaläggning.
Riktning | Schemats riktning. Om riktning är framåt, schemaläggs projektet med början på projektets tidigaste starttid angiven i projektets huvuddialog.Om riktning är bakåt, schemaläggs projektet med början på projektets senaste sluttid angiven i projektets huvuddialog.
Överbokning | Styr överbokning av resurser vid schemaläggning. Om överbokning tillåts, kan en resurs bokas att arbeta mer än den är tillgänglig (på arbetsdagar). Det kan inträffa om resursen tilldelas till flera aktiviteter, eller är bokade för andra projekt. Om överbokning ska undvikas, kommer inte resurser att bokas mer än de är tillgängliga. Vid resurskonflikter fördröjs aktiviteter till resursen är tillgänglig.
Fördelning | Fördelning som ska användas under schemaläggningen. Om fördelning är 'Ingen', används uppskattningen av aktiviteten som den är under schemaläggning. Om fördelningen är 'PERT', beräknas uppskattningen (U) som används baserat på de inskrivna optimistiska (O), pessimistiska (P) och troligaste (T) uppskattningarna. Formeln som används är: U = (O + 4 * T + P) / 6.
Planerad start | Schemalagd starttid.
Planerat slut | Schemalagd sluttid.
Schemaläggning | Schemaläggning använd för att beräkna projektets tidplan. Den förvalda inbyggda schemaläggningen är Nätverksschemaläggning.

## Inställning

Genom att använda den sammanhangsberoende menyn. kan vyn ställas in att dela eller dra ihop trädvyn, eller anpassas med inställningsdialogrutan. Inställningsdialogrutan låter dig skräddarsy hur mycket information vyn visar, för att passa dina behov. |