## Descrição

O editor de agendamentos é usado para criar, editar, calcular e excluir agendamentos.

O editor de agendamento possui três sub-visualizações que mostram os resultados do agendamento.

A sub-visualização de Resultados mostra os valores necessários para a análise PERT, incluindo início e término antecipados, início e término tardios, juntamente com diferentes tipos de folga.

A sub-visualização de caminho crítico mostra as tarefas que pertencem ao caminho crítico.

A sub-visualização do registro de agendamento mostra uma lista de mensagens produzidas durante o agendamento.

## Barra de ferramentas

A barra de ferramentas permite criar, excluir e calcular agendamentos:

Botão | Atalho | Descrição
Adicionar agendamento | &Ctrl;I | Botão para criar um grupo de recursos. O novo grupo é adicionado ao final da lista de grupos.
Adicionar sub-agendamento | &Ctrl;&Shift;I | Botão para criar uma sub-agendamento. O novo agendamento é anexado como filho do agendamento atualmente selecionado.
Excluir | Excluir | Exclui o agendamento selecionado.
Calcular |  | Calcula o agendamento selecionado.
Linha base |  | Define a linha de base do agendamento selecionado. Impede que o agendamento seja recalculado ou excluído.
Desanexar |  | Transforme o sub-agendamento selecionado em um agendamento principal.

## Editando dados

Os dados podem ser editados diretamente conforme descrito aqui.

As colunas a seguir são exibidas por padrão:

Coluna | Descrição
Nome | O nome do agendamento.
Estado | O sistema de agendamento exibe uma barra de progresso durante o processo.
Direção | A direção do agendamento. Se a direção for "Para a frente", o projeto será agendado a partir do horário de início mais cedo especificado na caixa de diálogo principal do projeto. Se a direção for "Para trás", o projeto será agendado a partir do horário de término mais tarde especificado na caixa de diálogo principal do projeto.
Sobrecarga | Controla a sobrecarga dos recursos ao agendar. Se a sobrecarga for permitida, um recurso poderá ser reservado (em dias úteis) para trabalhar mais do que está disponível. Isso pode acontecer se o recurso for alocado a várias tarefas ou estiver reservado para outros projetos. Para evitar a sobrecarga de recursos, estes não serão reservados além da sua disponibilidade. Em caso de conflito de recursos, as tarefas serão adiadas até que o recurso esteja disponível.
Distribuição | A distribuição a usar durante o agendamento. Se a distribuição for 'Nenhuma', a estimativa da tarefa será usada tal como está durante o agendamento. Se a distribuição for 'PERT', a estimativa (E) utilizada é calculada com base nas estimativas otimista (O), pessimista (P) e mais provável (M) inseridas. A fórmula utilizada para isso é: E = (O + 4 * M + P) / 6.
Início planejado | A hora inicial agendada.
Fim planejado | A hora final agendada.
Agendador | O agendador usado para calcular o agendamento do projeto. O agendador padrão integrado é o Agendador de Rede.

## Configuração

Usando o menu de contexto, a visualização pode ser configurada para dividir/desdividir a visualização em árvore. Ou pode ser configurada usando a caixa de diálogo de configuração. A caixa de diálogo de configuração permite que você personalize a quantidade de informações que a visualização exibe para atender às suas necessidades. |