# Schemaläggning

## Beskrivning

&WORK-IN-PROGRESS;

Schemaläggningsvyn låter dig schemalägga projekten i din portfölj. Projekten är schemaläggs enligt sin prioritet.

Ställ in Styrning till Tidplan för det eller de projekt du vill schemalägga. Ställ in Styrning till Inkludera för att få resurstilldelningar inkluderade i resursutjämning. Ställ in Styrning till Undanta om du vill undanta projektet.

Om dina projekt delar resurser med projekt som inte ingår i portföljen, måste projekten inkluderas för att resursutjämning ska fungera korrekt. Se content-editor.

Vyn har tre delar:

- scheduling-projecttable.

- scheduling-control.

- scheduling-log.

## Projekttabell

Namn | Beskrivning
Namn | Projektnamn
Tidplan | Tidplanens namn
Status | Schemaläggningsstatus
Kontroll | Styrning av schemaläggning kan ha följande värden: Schemalägg: Projektet schemaläggs. Inkludera: Resursbokningar inkluderas i resursresursutjämning. Undanta: Projektet inkluderas inte.
Prioritet | Projektprioritet. Ett större värde betyder högre prioritet.
Startmål | Den tidigaste starttiden för projektet.
Slutmål | Den senaste sluttiden för projektet.
Beskrivning | Projektbeskrivning

## Kontroll av schemaläggning

&WORK-IN-PROGRESS;

## Schemaläggningslogg

&WORK-IN-PROGRESS;