## Inledning

I projekthantering kan termer användas på olika sätt i olika program, eller i olika företag eller projekttyper. Om man tittar i utförligare ordlistor för projekthantering hittar man alternativa definitioner av de flesta termer.

Den här listan definierar hur vissa termer används i Plan.

## Termer

Konto

- Ett konto som används i en kostnadsfördelningsstruktur (KFS) för att representera en plats där aktiviteter eller resurser kan sammanställas.

VKUA

- Verklig kostnad av utfört arbete

Verklig kostnad av utfört arbete

- Den verkliga kostnaden som har uppstått (eller insats som har utförts).

Tilldelning

- Aktiviteter tilldelas resurser under projektets planeringsstadium. Den verkliga tilldelning görs under schemaläggning. Observera att tilldelningen inte är garanterad, eftersom resursen kanske inte är tillgänglig.

Tilldelning

- Aktiviteter tilldelas till resurser under schemaläggning.

BKSA

- Budgeterad kostnad av schemalagt arbete

Budgeterad kostnad av schemalagt arbete

- Kostnaden (eller insatsen) som ska ha används för att nå angivet tillstånd.

BKUA

- Budgeterad kostnad av utfört arbete

Budgeterad kostnad av utfört arbete

- Kostnad som har uppstått (eller insats som har utförts).

Kostnadsfördelningsstruktur

- Kostnadsfördelningsstruktur

KPI

- Kostnadsprestationsindex är lika med BKUA / VKUA. När indexet är mindre än ett, betyder det att du är över budget. Om indexet är större än ett, betyder det att kostnaderna är under budget.

Kostnadsfördelningsstruktur

- Kostnadsfördelningsstrukturen organiserar konton i en struktur för att sammanställas oberoende av AFS och RFS.

Uppskattning

- Uppskattningen är förväntad insats eller tid som behövs för att färdigställa aktiviteten.

Milstolpe

- En milstolpe är en aktivitet med insats 0.00 timmar. Den används typiskt för att markera ett större resultat, exempelvis färdigställande av en leverans när den accepteras av kunden.

Projektstyrningsmodell

- Projektutvärderings- och granskningsteknik

Projektutvärderings- och granskningsteknik

- Projektutvärderings- och granskningstekniken är en utökning av metoden med kritisk linje. Uppskattningar av insats för aktiviteter för kritisk linje är punktuppskattningar, medan uppskattningar av insats för aktiviteter för projektstyrningsmodellen beräknas genom att vikta optimistisk, troligaste och pessimistisk uppskattning: (O+(4*T)+P)/6.

Projektstyrningsfördelning

- Ett förenklat sätt för att beräkna förväntad uppskattning från optimistisk, troligaste och pessimistisk uppskattning.

RFS

- Resursfördelningsstruktur

Resursfördelningsstruktur

- RFS organiserar resurser i resursgrupper.

Resurs

- En resurs kan vara av typen Arbete, Material eller Grupp. En resurs måste alltid höra till en Resursgrupp.

Resursgrupp

- En resursgrupp används för att gruppera liknande resurser.

Resurslag

- Ett resurslag är en resurs som består av ett antal andra resurser.

SPI

- Är schemaprestandaindex och är lika med BKUA / BKSA. När indexet är mindre än ett, betyder det att du är efter tidplanen. Om indexet är större än ett, betyder det att du är före tidplanen.

Sammanfattningsaktivitet

- En sammanfattningsaktivitet har underliggande delaktiviteter, och samlar ihop information baserat på delaktiviteterna.

Aktivitet

- En aktivitet är en arbetsenhet. Resurser är i allmänhet tilldelade på aktivitetsnivå.

vCard

- vCard är en filformatstandard för elektroniska visitkort.

Arbetsfördelningsstruktur

- Arbetsfördelningsstruktur

Arbetsfördelningsstruktur

- AFS används för att dela upp större projekt i hanterbara delar för att förenkla planering och ledning.