# Resumo

&WORK-IN-PROGRESS;

Esta visualização resume os dados de desempenho dos projetos em seu portfólio.

Nome | Descrição
Nome | Nome do projeto
Agendamento | Nome do agendamento
Custo SPI | Índice de Desempenho do Agendamento (baseado em custo)
Custo CPI | Índice de Desempenho do Agendamento (baseado em custo)
Esforço SPI | Índice de Desempenho do Agendamento (baseado no esforço)
Esforço CPI | Índice de Desempenho do Agendamento (baseado no esforço)

O SPI indica se o progresso está dentro do cronograma (1), atrasado (menos de 1) ou adiantado (mais de 1). O CPI indica quanto custou para obter o progresso real. Um valor de 1 significa que o progresso está conforme o planejado, menos de 1 significa que custou mais do que o previsto e um valor maior que 1 significa que o progresso foi obtido com menos recursos do que o planejado.