# Povzetek

&WORK-IN-PROGRESS;

Ta pogled povzema podatke o uspešnosti za projekte v vašem portfelju.

Ime | Opis
Ime | Ime projekta
Časovni plan | Ime časovnega plana
Stroški SPI | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi stroškov)
Stroški CPI | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi stroškov)
Napor SPI | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi napora)
CPI napor | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi napora)

SPI označuje, ali napredek poteka po načrtu (1), zaostaja za načrtom (manj kot 1) ali pred rokom (več kot 1). CPI označuje, koliko je stalo doseganje dejanskega napredka. Vrednost 1 pomeni, da je bilo načrtovano, manj kot 1 pomeni, da je stalo več, kot bi moralo, in vrednost, večja od 1, pomeni, da je bil napredek dosežen z manjšo uporabo virov od načrtovane.