Zmožnosti vključujejo:

- Upravljanje nalog z urejevalnikom nalog

  - Struktura razčlenitve dela z nastavljivimi kodami WBS

  - Naloge, povzetki nalog in mejniki

  - Različne vrste časovnih omejitev

  - Različne vrste odvisnosti.

- Upravljanje virov z urejevalnikom virov

  - Struktura razčlenitve virov

  - Vrste delovnih in materialnih sredstev

  - Dodeljevanje virov na ravni skupine

  - Ekipe virov

- Delovni čas & opredelitev počitnic z urejevalnikom dela in počitnic

- Upravljanje stroškov z urejevalnikom strukture razčlenitve stroškov

- Upravljanje prislužene vrednosti

- Načrtovanje projekta z urejevalnikom časovnih planov

  - Načrtovanje razporeditve naprej od začetnega časa ali nazaj od končnega časa

  - Dovoljevanje ali se izogibanje prezasedenosti virov

  - Porazdelitev PERT z optimističnimi, pesimističnimi in najverjetnejšimi ocenami

  - Več časovnih planov z možnostjo načrtovanja iz trenutnih informacij o napredku

- Sledenje nalogam s Pogledom izvajanja nalog ali Pogledom stanja nalog