# Riepilogo

&WORK-IN-PROGRESS;

Questa vista riepiloga i dati sulle prestazioni per i progetti nel tuo portafoglio.

Nome | Descrizione
Nome | Nome del progetto
Pianifica | Nome della pianificazione
Costo SPI | Indice prestazioni della pianificazione (basato sul costo)
Costo CPI | Indice prestazioni della pianificazione (basato sul costo)
Lavoro SPI | Indice prestazioni della pianificazione (basato sul lavoro)
Lavoro CPI | Indice prestazioni della pianificazione (basato sul lavoro)

SPI indica se i progressi sono nell'assegnazione (1), in ritardo (meno di 1) o prima della pianificazione (maggiore di 1). CPI indica quanto costa ottenere i progressi effettivi. Un valore di 1 significa come previsto, meno di 1 significa che è costato più di quanto avrebbe dovuto e un valore superiore a 1 significa che il progresso ha ottenuto è stato ottenuto con un uso delle risorse inferiore a quanto previsto.