No gráfico de desempenho da tarefa, podemos analisar detalhadamente cada subtarefa ou tarefa com os mesmos índices da visualização de desempenho do projeto.

Isso é realmente útil em um projeto longo e complexo.

Na janela da esquerda, você pode escolher cada subtarefa, bem como uma tarefa inteira, e então, na janela da direita, aparecerá o gráfico correspondente.

onde:

- BCWS significa Orçamento de Custo e Trabalho Programado (sigla em inglês),

- BCWP significa Trabalho Executado ao Custo Orçado (sigla em inglês),

- ACWP significa Trabalho Realizado ao Custo Real (sigla em inglês).

Tudo isso é considerado como esforço em termos de horas e custos.

PI são os Índices de Desempenho (sigla em inglês), onde:

- CPI é o Índice de Desempenho do Custo (sigla em inglês),

- SPI é o Índice de Desempenho do Agendamento (sigla em inglês).